1
00:00:03,160 --> 00:00:07,120
Η μεθοδολογία Agile είναι μία μεθοδολογία διαχείρισης

2
00:00:07,121 --> 00:00:10,840
έργου που χρησιμοποιεί σύντομους κύκλους ανάπτυξης για

3
00:00:10,841 --> 00:00:13,160
να δώσει προτεραιότητα στη συνεχή βελτίωση των

4
00:00:13,161 --> 00:00:16,440
διάφορων σταδίων ανάπτυξης ενός προϊόντος ή μιας

5
00:00:16,441 --> 00:00:19,280
υπηρεσίας όπου οι απαιτήσεις και οι λύσεις

6
00:00:19,281 --> 00:00:22,800
εξελίσσονται συνεχώς μέσω της συνεργασίας μεταξύ των

7
00:00:22,801 --> 00:00:26,240
ομάδων εργαζομένων που συμμετέχουν στο έργο.

8
00:00:26,241 --> 00:00:28,200
Το έργο χωρίζεται σε μικρότερα

9
00:00:28,201 --> 00:00:29,920
υποέργα που μπορούν να υλοποιούνται

10
00:00:30,520 --> 00:00:33,120
ταυτόχρονα και έτσι να επιτυγχάνεται

11
00:00:33,121 --> 00:00:36,240
η γρηγορότερη ολοκλήρωση του έργου.

12
00:00:36,241 --> 00:00:39,400
Οι ομάδες συνεδριάζουν τακτικά και κάνουν τις

13
00:00:39,401 --> 00:00:43,200
απαραίτητες αναθεωρήσεις όπου χρειάζεται, προκειμένου το έργο

14
00:00:43,201 --> 00:00:46,280
να ανταποκρίνεται στους στόχους που έχουν τεθεί,

15
00:00:46,281 --> 00:00:49,440
οι οποίοι ενδέχεται να μεταβάλλονται.

16
00:00:49,441 --> 00:00:52,840
Η Agile είναι μία ευρεία μεθοδολογία που μπορεί

17
00:00:52,841 --> 00:00:55,840
να εφαρμοστεί σε ποικίλους τύπους έργων, ενώ η

18
00:00:55,841 --> 00:01:00,080
μεθοδολογία Agile Scrum έχει σχεδιαστεί ειδικά για έργα

19
00:01:00,081 --> 00:01:02,040
ανάπτυξης λογισμικού.

20
00:01:02,041 --> 00:01:04,840
Η μεθοδολογία Agile Scrum βασίζεται

21
00:01:04,841 --> 00:01:06,960
σε σύντομα χρονοδιαγράμματα.

22
00:01:06,961 --> 00:01:11,920
Οι εργαζόμενοι εργάζονται σε σύντομους επαναληπτικούς

23
00:01:11,921 --> 00:01:16,200
κύκλους (Sprint) διάρκειας από 2 έως 4 εβδομάδες.

24
00:01:16,201 --> 00:01:18,040
Στο τέλος κάθε κύκλου οι ομάδες

25
00:01:18,041 --> 00:01:23,040
παραδίδουν ένα πλήρως λειτουργικό κομμάτι εργασίας.

26
00:01:23,041 --> 00:01:25,840
Σε κάθε κύκλο εργάζεται μία ομάδα που

27
00:01:25,841 --> 00:01:30,280
αποτελείται από έναν ειδικό στο Agile Scrum, τον

28
00:01:30,281 --> 00:01:33,480
του προϊόντος και τους προγραμματιστές.

29
00:01:33,481 --> 00:01:36,240
Ο ειδικός στο Scrum  είναι υπεύθυνος

30
00:01:36,241 --> 00:01:38,960
για την ορθή εφαρμογή της μεθοδολογίας Scrum

31
00:01:38,961 --> 00:01:42,880
και την αποτελεσματικότητα της ομάδας εργασίας.

32
00:01:42,881 --> 00:01:45,480
Ο ιδιοκτήτης του προϊόντος είναι υπεύθυνος για

33
00:01:45,481 --> 00:01:48,120
τη μεγιστοποίηση της αξίας του προϊόντος που

34
00:01:48,121 --> 00:01:50,720
προκύπτει από την εργασία της ομάδας.

35
00:01:50,721 --> 00:01:52,920
Ο τρόπος με τον οποίον γίνεται αυτό

36
00:01:52,921 --> 00:01:55,360
μπορεί να διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από

37
00:01:55,361 --> 00:01:58,640
οργανισμούς, ομάδες Scrum και άτομα.

38
00:01:58,641 --> 00:02:00,320
Ο ιδιοκτήτης του προϊόντος

39
00:02:00,321 --> 00:02:03,200
είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των απαιτήσεων και

40
00:02:03,201 --> 00:02:06,520
αποφασίζει σε κάθε Sprint σε συνεργασία με την

41
00:02:06,521 --> 00:02:09,960
ομάδα ανάπτυξης ποιες απαιτήσεις θα υλοποιηθούν και με

42
00:02:09,961 --> 00:02:14,080
ποια σειρά. Ο ιδιοκτήτης του προϊόντος δεν είναι

43
00:02:14,081 --> 00:02:17,400
ο πελάτης, αλλά ο διαχειριστής του έργου.

44
00:02:17,401 --> 00:02:20,440
η ομάδα εργασίας πρέπει να είναι ευκίνητη και αρκετά

45
00:02:20,441 --> 00:02:23,480
μεγάλη για να ολοκληρώσει ένα σημαντικό έργο σε ένα

46
00:02:23,481 --> 00:02:28,000
Sprint και για αυτό είναι συνήθως μέχρι 10 άτομα.

47
00:02:28,001 --> 00:02:30,160
Οι ομάδες εργασίας και ο πελάτης

48
00:02:30,161 --> 00:02:33,000
χρησιμοποιούν τα σχόλια από κάθε παράδοση για να

49
00:02:33,001 --> 00:02:35,600
καθορίσουν τι θα δημιουργήσουν στη συνέχεια ή πώς

50
00:02:35,601 --> 00:02:40,360
να προσαρμόσουν αυτό που έχουν ήδη δημιουργήσει.

51
00:02:40,361 --> 00:02:43,040
Στο τέλος κάθε κύκλου θα πρέπει να προστίθεται

52
00:02:43,041 --> 00:02:46,640
κάτι στο προϊόν. Οπότε, μετά από πολλούς κύκλους

53
00:02:46,641 --> 00:02:54,120
ανάπτυξης θα έχουμε το τελικό προϊόν.

54
00:02:54,121 --> 00:02:56,280
Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε όλες τις διαδικασίες

55
00:02:56,281 --> 00:02:59,920
ανάπτυξης του προϊόντος, ο πελάτης συμμετέχει ενεργά.

56
00:03:01,040 --> 00:03:04,200
Έτσι αυξάνεται η παραγωγικότητα της ομάδας και

57
00:03:04,201 --> 00:03:07,500
ο πελάτης είναι ικανοποιημένος από το τελικό προϊόν.
